SỞ TÀI CHÍNH

https://sotaichinh.tayninh.gov.vn

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 30/4/2024 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 – nguồn ngân sách nhà nước và các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn NSNN năm 2024;

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 682/VP-KT ngày 01/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 30/4/2024 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2024 ĐẾN 31/3/2024

1. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ giao là 4.174,322 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau:

– Vốn nguồn ngân sách địa phương 3.453,946 tỷ đồng (ngân sách tập trung 562,846 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 1.880 tỷ đồng; nguồn bội chi NSĐP 11,1 tỷ đồng).

– Vốn ngân sách trung ương 720,376 tỷ đồng, cụ thể:

+ Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 595,760 tỷ đồng.

+ Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 124,616 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.250,498 tỷ đồng, tăng 76,176 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (nguồn ngân sách tập trung tăng 6,176 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 50 tỷ đồng; xổ số kiến thiết tăng 20 tỷ đồng).

  2. Tình hình giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

  Trên cơ sở Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước; đến cuối quý I/2024 đã giao chi tiết 100% KH HĐND tỉnh giao.

  3. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

  Đến ngày 31/3/2024, giải ngân 567,616 tỷ đồng, đạt 13,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 13,35% kế hoạch HĐND tỉnh giao (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 869,143 tỷ đồng, đạt 21,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 18,98% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 709,326 tỷ đồng, đạt 16,99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 16,69 kế hoạch HĐND tỉnh giao (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 1.001,937 tỷ đồng, đạt 24,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 21,88% kế hoạch HĐND tỉnh giao). Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau:

Ngân sách địa phương giải ngân 505,682 tỷ đồng, đạt 14,64% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 14,32% KH HĐND tỉnh giao (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 641,821 tỷ đồng, đạt 22,95% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 18,98% KH HĐND tỉnh giao). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 625,369 tỷ đồng, đạt 18,11% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 17,72% KH HĐND tỉnh giao (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 749,664 tỷ đồng, đạt 26,8% KH Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 22,62% KH HĐND tỉnh giao).

Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực và vốn chương trình mục tiêu quốc gia) giải ngân 61,934 tỷ đồng, đạt 8,6% KH (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 31/3/2023 là 227,322 tỷ đồng, đạt 17,98% KH). Ước giải ngân đến hết ngày 30/4/2024 là 83,957 tỷ đồng, đạt 11,65% kế hoạch (giảm so với cùng kỳ - giải ngân đến 30/4/2023 là 252,273 tỷ đồng, đạt 19,95% KH).

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây