Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 10/11/2020)

 

        Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020

        Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 10/11/2020 như sau:
   

 

Đvt: triệu đồng

STT

Dự án

Kế hoạch năm 2020

Giải ngân đến 10/11/2020

Ngân sách trung ương 

Tỷ lệ giải ngân (%)

Nguồn dự phòng NSTW năm 2019

A

B

1

2

20

3=2/1

TỔNG CỘNG (A+B)

5.166.158

3.548.754

0

69

A

TỈNH QUẢN LÝ (A1+A2+A3)

2.961.959

1.920.593

0

65

A1

KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2020

2.441.274

1.534.952

0

63

 

Chuẩn bị đầu tư

42.150

2.442

0

6

 

Thực hiện dự án

2.385.441

1.532.509

0

64

 

Chưa phân khai

13.683

0

0

0

I

Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh

2.476

2.476

0

100

 

Thực hiện dự án

2.476

2.476

0

100

1

Nâng cấp đường tỉnh 786 (đoạn từ ngã tư Quốc tế thành phố Tây Ninh đến UBND huyện Bến Cầu)

2.476

2.476

 

100

II

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

245.450

201.429

0

82

 

Thực hiện dự án

245.450

201.429

0

82

1

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

245.450

201.429

 

82

III

Sở Tài nguyên & Môi trường 

34.889

220

0

1

 

Thực hiện dự án

34.889

220

0

1

1

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)

34.889

220

 

1

IV

Sở Thông tin và Truyền thông

2.644

1.486

0

56

 

Chuẩn bị đầu tư

1.130

0

0

0

1

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025

230

0

 

0

2

Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

175

0

 

0

3

Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh

130

0

 

0

4

Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số

195

0

 

0

5

Xây dựng  nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) 

230

0

 

0

6

Nâng cấp các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số

170

0

 

0

 

Thực hiện dự án

1.514

1.486

0

98

1

Đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng và hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2015-2020

177

150

 

85

2

Xây dựng mạng diện rộng của tỉnh (từ tỉnh xuống xã) đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

755

755

 

100

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế (giai đoạn 2)

582

581

 

100

V

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

250

40

0

16

 

Thực hiện dự án

250

40

0

16

1

Cải tạo Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh

250

40

 

16

VI

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.600

2.576

0

72

 

Chuẩn bị đầu tư

600

0

0

0

1

Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018

200

0

 

0

2

Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, học sinh

200

0

 

0

3

Xây dựng kiên cố hóa phòng chức năng

200

0

 

0

 

Thực hiện dự án

3.000

2.576

0

86

1

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách), tiểu dự án Tây Ninh

3.000

2.576

 

86

VII

Sở Y tế

93.350

80.076

0

86

 

Chuẩn bị đầu tư

50

0

0

0

1

Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử

50

0

 

0

 

Thực hiện dự án

93.300

80.076

0

86

1

Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế

150

0

 

0

2

Triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

3.150

0

 

0

3

Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện

90.000

80.076

 

89

VIII


Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
 

10.161

6.757

0

66

 

Thực hiện dự án

10.161

6.757

0

66

1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

7.000

3.938

 

56

2

Tượng đài chiến thắng Junction City (giai đoạn 2)

500

159

 

32

3

Trùng tu tôn tạo căn cứ Xứ ủy Nam bộ (X40 Đồng Rùm)

25

24

 

97

4

Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao Tây Ninh

2.636

2.635

 

100

IX

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.000

243

0

2

 

Thực hiện dự án

10.000

243

0

2

1

Lập quy hoạch tỉnh

10.000

243

 

2

IX

Sở Khoa học và Công nghệ

1.033

1.033

0

100

 

Thực hiện dự án

1.033

1.033

0

100

1

Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh

1.033

1.033

 

100

X

Văn phòng Tỉnh ủy

1.000

202

0

20

 

Thực hiện dự án

1.000

202

0

20

1

Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020

1.000

202

 

20

XI


Công an tỉnh
 

12.360

12.040

0

97

 

Chuẩn bị đầu tư

377

58

0

15

1

Chỗ neo đậu tàu thuyền, ca nô của Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng

167

0

 

0

2

Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh

45

0

 

0

3

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh

25

25

 

100

4

Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh

10

10

 

100

5

Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Trảng Bàng

50

0

 

0

6

Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh

80

23

 

28

 

Thực hiện dự án

11.983

11.982

0

100

1

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

11.610

11.610

 

100

2

Nhà tập luyện và thi đấu thể thao thuộc Công an tỉnh

373

372

 

100

XII


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 

28.879

18.770

0

65

 

Chuẩn bị đầu tư

2.850

0

0

0

1

Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ CHQS tỉnh

400

0

 

0

2

Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh TN

400

0

 

0

3

Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham mưu

500

0

 

0

4

Sửa chữa, nâng cấp Hội trường/Bộ CHQS tỉnh

400

0

 

0

5

Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh

350

0

 

0

6

Nâng cấp sân nền gạch Terzaro, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành

500

0

 

0

7

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ cơ quan Bộ CHQS tỉnh

300

0

 

0

 

Thực hiện dự án

26.029

18.770

0

72

1

Bồi thương, hỗ trợ thu hồi đất xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

3.500

0

 

0

2

Xây dựng nhà nghỉ cán bộ BCHQS tỉnh

6.827

6.496

 

95

3

Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54 / Ban CHQS huyện Trảng Bàng

8.000

4.916

 

61

4

Sửa chữa, thay gạch nền, chống thấm, sơn P nhà làm việc BCHQS tỉnh

200

78

 

39

5

Sửa chữa, thay gạch nền, chống thấm, sơn P, lát gạch sân nền doanh trại Trung đoàn bộ binh 174

300

            202

 

     67

6

Xây dựng nhà ở Trung đội vệ binh/Phòng tham mưu

361

            360

 

   100

7

Nâng cấp ĐT792 - đoạn ngã ba cua chữ V đến ngã tư đồn Chàng Riệc (Ba khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh)

5.021

5.021

 

100

8

Trục đường ngang trong khu dân cư Chàng Riệc

406

405

 

100

9

Đo đạc, phân lô, cắm mốc đất sản xuất phía Bắc tỉnh lộ 792 khu dân cư Chàng Riệc- HM: đo đạc lập trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, phân lô cắm mốc ranh đất

220

219

 

100

10

Nhà ở khu dân cư Chàng Riệc giai đoạn 2

1.096

974

 

89

11

Hệ thống đường vận chuyển sản xuất phía Bắc đường 792 khu dân cư Chàng Riệc

98

98

 

100

XIII


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 

51.450

30.433

0

59

 

Chuẩn bị đầu tư

1.250

44

0

3

1

Dự án mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh

550

44

 

8

2

Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu

600

0

 

0

3

Dự án xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vị trí mới

100

0

 

0

 

Thực hiện dự án

50.200

30.389

0

61

1

Đồn biên phòng Tân Hà

28.838

13.183

 

46

2

Đồn biên phòng Suối Lam (817)

20.400

16.246

 

80

3

Đồn biên phòng Phước Chỉ (855)

962

961

 

100

XIV

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

121

110

0

91

 

Thực hiện dự án

121

110

0

91

1

Đường ĐN.18 Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

46

36

 

78

2

Đường nội bộ Đ.N1 (B) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

75

74

 

99

XV

BQLDA ĐTXD Giao thông

1.116.534

652.426

0

58

 

Chuẩn bị đầu tư

7.500

1.758

0

23

1

Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (Giai đoạn 2)

2.500

1.758

 

70

2

Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh

5.000

0

 

0

 

Thực hiện dự án

1.109.034

650.668

0

59

1

Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)

62.400

62.400

 

100

2

Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân

39.955

39.955

 

100

3

Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789

30.400

3.475

 

11

4

Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2

15.000

15.000

 

100

6

Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784  (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình)

617.612

241.526

 

39

7

Đường Đất Sét -Bến Củi

40.000

39.997

 

100

8

Cầu An Hòa

50.000

50.000

 

100

9

Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 -ĐT792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)

1.000

1.000

 

100

10

Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B

33.065

22.322

 

68

11

Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương 

50.000

24.583

 

49

12

Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia

37.000

33.954

 

92

13

Đường và cầu Bến Cây Ổi

68.000

51.856

 

76

14

Đường từ ngã ba ĐT781 - Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng

57.000

57.000

 

100

15

Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu

309

308

 

100

16

Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại)

7.293

7.293

 

100

XVI

BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

85.993

39.213

0

46

 

Chuẩn bị đầu tư

7.683

83

0

1

1

Hợp phần dự án "Phát triển chuỗi giá trị rau quả ứng dựng công nghệ thông tin với khí hậu tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025"

5.000

0

0

0

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Trạm bơm Dầu Tiếng 2

2.000

0

 

0

1.2

Trạm bơm Tân Hưng

1.500

0

 

0

1.3

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Châu Thành

500

0

 

0

1.4

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Tân Châu 

500

0

 

0

1.5

Trung tâm thu gom nông sản (rau, củ, quả, trái cây)

500

0

 

0

2

Làm mới và gia cố kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299

200

0

 

0

3

Làm mới Cống tiêu luồng K19+800 kênh chính Tân Hưng

500

0

 

0

4

Kênh tiêu xã Tân Lập

1.163

0

 

0

5

Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng

50

0

 

0

6

Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng

200

83

 

42

7

Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Suối Dộp, Thái Bình, Châu Thành

120

0

 

0

8

Nâng cấp HTCN khu dân cư cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu

150

0

 

0

9

Nhà bảo vệ khu vực đỉnh núi Bà Đen  - BQL Núi Bà

150

0

 

0

10

Nâng cấp, sữa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu

150

0

 

0

 

Thực hiện dự án

78.310

39.130

0

50

1

 Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Lộc Ninh, huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17

4.230

2.529

 

60

2

 Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4

9.900

7.983

 

81

3

 Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Truông Mít, huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16

2.920

1.347

 

46

4

 Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3

10.300

8.517

 

83

5

 Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4 B0, T4-B3

6.300

5.355

 

85

6

Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm

1.300

1.300

 

100

7

Hàng rào trung tâm Khuyến nông

600

500

 

83

8

Kênh tiêu Hội Thành

470

220

 

47

9

Kênh tiêu Hội Thạnh

25.780

50

 

0

10

NCSC HTCN ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

3.120

3.120

 

100

11

NCSC HTCN ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên

890

890

 

100

12

Cụm liên ấp CTN xã Ninh Điền (Bến Cừ - Gò Nỗi)

900

900

 

100

13

CTCN ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận (nhà văn hóa) huyện Bến Cầu

970

970

 

100

14

Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng

8.000

2.855

 

36

15

Nhà tập thể cho cán bộ, nhân viên Ban quản lý từng phòng hộ Dầu Tiếng

218

218

 

100

16

Hàng rào xung quanh trụ sở làm việc BQL rừng phòng hộ Dầu tiếng

60

28

 

47

17

Nạo vét kênh tiêu Rỗng Tượng

315

315

 

100

18

Xây mới trụ sở làm việc chung Trạm trồng trọt - bảo vệ thực vật, khuyến nông, chăn nuôi - thú y huyện Tân Châu

123

123

 

100

19

Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

469

469

 

100

20

Nâng cấp, sửa chữa HTCN xã Phan

381

380

 

100

21

Kênh tiêu Tà Xia

592

591

 

100

22

NCSC HTCN ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, Tân Châu

258

257

 

100

23

Trạm bơm và Kênh tưới xã Suối Đá, xã Phan

214

213

 

100

XVII

Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh

213.105

165.996

0

78

 

Chuẩn bị đầu tư

9.670

500

0

5

1

Xây dựng các tuyến mương, cống chính chống ngập cho phạm vi các điểm ngập 3, 4, 5, 6 và một phần huyện Hòa Thành thuộc lĩnh vực kênh Ao Hồ

500

0

 

0

2

Xây dựng các tuyến mương, cống trong điểm ngập số 3 và số 4

500

0

 

0

3

Chống ngập điểm ngập 140 ha tại Phường Ninh Thạnh

200

0

 

0

4

Chống ngập điểm ngập số 2 tại khu dân cư Khu phố 5 phường 3

200

0

 

0

5

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành (Giai đoạn 1)

300

0

 

0

6

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Hòa Thành (Giai đoạn 1)

500

500

 

100

7

Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

300

0

 

0

8

Dự án nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi

200

0

 

0

9

Dự án nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

200

0

 

0

10

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

100

0

 

0

11

Trường THPT Lý Thường Kiệt

100

0

 

0

12

Trường THPT Tân Châu

200

0

 

0

13

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

100

0

 

0

14

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

200

0

 

0

15

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

200

0

 

0

16

Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2)

600

0

 

0

17

 DTLS Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện DMC 

450

0

 

0

18

Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai - GĐ2

350

0

 

0

19

Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới

400

0

 

0

20

Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính công và Trung tâm Giám sát điều hành

2.000

0

 

0

21

Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Bến Cầu

250

0

 

0

22

Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Trảng Bàng

250

0

 

0

23

Dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên

250

0

 

0

24

Xây dựng trụ sở làm việc BQL KDL QG núi Bà Đen

200

0

 

0

25

Xây dựng văn phòng làm việc Đội Bảo vệ Ban Quản lý kết hợp lực lượng phản ứng nhanh

220

0

 

0

26

Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

900

0

 

0

 

Thực hiện dự án

203.435

165.496

0

81

1

Bệnh viện Phục hồi chức năng

27.518

26.193

 

95

2

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)

40.000

31.801

 

80

3

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng

13.000

       10.575

 

     81

4

Trường chuyên Hoàng Lê Kha

3.150

2.057

 

65

5

Cải tạo, sửa chữa Trường Chính trị

300

269

 

90

6

Trường THPT Quang Trung

6.450

6.291

 

98

7

Trường THPT Tây Ninh

1.960

1.828

 

93

8

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

12.700

5.877

 

46

9

Trường THPT Dương Minh Châu

554

504

 

91

10

Trung tâm hỗ trợ bảo trợ xã hội tổng hợp

1.610

1.490

 

93

11

Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát (giai đoạn 2)

6.200

6.200

 

100

12

Cải tạo, sửa chữa Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bàu Rong - giai đoạn 1

500

500

 

100

13

Di tích căn cứ Trảng Bàng vùng tam giác sắt

6.500

6.449

 

99

14

Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành

40.000

40.000

 

100

15

Nạo vét các tuyến kênh và mạng lưới thoát nước hiện có (kênh Ao Hồ, suối Giải Khổ - Rạch Rẽ, kênh suối Vườn Điều)

8.400

6.007

 

72

16

Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn

5.000

0

 

0

17

Trung tâm truyền hình (phim trường) - phần khối lượng còn lại

5.590

2.781

 

50

18

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2

18.000

11.897

 

66

19

Xây mới Trụ sở làm việc VP ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Châu

4.000

2.776

 

69

20

Xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh

87

86

 

99

21

Các công trình phục vụ du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia 

1.529

1.529

 

100

22

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh

46

45

 

98

23

Xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình cụm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới

341

340

 

100

XVIII

 Ban QLDA GMS

277.974

191.160

0

69

 

Thực hiện dự án

277.974

191.160

0

69

1

Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh

277.974

191.160

 

69

XIX

Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

3.334

0

0

0

 

Thực hiện dự án

3.334

0

0

0

1

Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, giai đoạn 2011-2020

2.861

0

 

0

2

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

473

0

 

0

XX

Chi cục Kiểm lâm

509

0

0

0

 

Thực hiện dự án

509

0

0

0

1

Hạng mục trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh năm 2018-2020

509

0

 

0

XXI

UBND Thành phố

61.852

63

0

0

 

Thực hiện dự án

61.852

63

0

0

1

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

61.789

0

 

0

2

Đường khu dân cư phường 3

63

63

 

100

XXII

UBND huyện Tân Biên 

1.120

820

0

73

 

Chuẩn bị đầu tư

300

0

0

0

1

Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025

300

0

 

0

 

Thực hiện dự án

820

820

0

100

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

820

820

 

100

XXIII

UBND huyện Châu Thành

270

0

0

0

 

Chuẩn bị đầu tư

270

0

0

0

1

Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025

270

0

 

0

XXIV

UBND huyện Tân Châu

200

0

0

0

 

Chuẩn bị đầu tư

200

0

0

0

1

Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất huyện Tân Châu giai đoạn 2020-2025

200

0

 

0

XXV

UBND huyện Dương Minh Châu

1.836

1.517

0

83

 

Thực hiện dự án

1.836

1.517

0

83

1

Nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Dương Minh Châu

1.782

1.478

 

83

2

Hệ thống cống bản thuộc Quy hoạch khu sinh hoạt truyền thống và vui chơi tại Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

17

9

 

54

3

Trạm hạ thế 3 pha - 400 KVA (T.378/1 ĐD 15 (22) KV Suối Đá - Bờ Hồ)

37

30

 

81

XXVI

 Trường Chính trị

1.304

1.304

0

100

 

Thực hiện dự án

1.304

1.304

0

100

1

Các phòng học Trường Chính trị Tây Ninh

1.304

1.304

 

100

XXVII

Tỉnh đoàn Tây Ninh

320

0

0

0

 

Chuẩn bị đầu tư

320

0

0

0

1

Dự án cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu niên

200

0

 

0

2

Dự án cải tạo Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn

120

0

 

0

XXIII

BQL DA ĐTXD huyện Dương Minh Châu 

6.250

4.744

0

76

 

Chuẩn bị đầu tư

1.250

0

0

0

1

Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh

700

0

 

0

2

Dự án xây dựng Khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu

200

0

 

0

3

Xây dựng công trình văn hóa TTVHTT và Truyền thanh huyện: hồ bơi huyện; Khán đài; Đường Pit sân bóng huyện

350

0

 

0

 

Thực hiện dự án

5.000

4.744

0

95

1

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Dương Minh Châu

5.000

4.744

 

95

XXIX

BQL DA ĐTXD huyện Bến Cầu

23.479

16.028

0

68

 

Chuẩn bị đầu tư

250

0

0

0

1

Thành Bảo Long Giang

250

0

 

0

 

Thực hiện dự án

23.229

16.028

0

69

1

Nâng cấp đường bao Thị trấn Bến Cầu (đoạn từ gần cầu Đìa Xù đến giáp đường Tiên Thuận 9) - giai đoạn 1

14.000

7.245

 

52

2

Nâng cấp SVĐ huyện Bến Cầu

5.000

4.555

 

91

3

Nâng cấp đường 786 (Đoạn từ kênh Đìa Xù đến đường Xuyên Á)

4.229

         4.228

 

   100

XXX

BQL DA ĐTXD huyện Hòa Thành

42.445

38.647

0

91

 

Chuẩn bị đầu tư

150

0

0

0

1

Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil

150

0

 

0

 

Thực hiện dự án

42.295

38.647

0

91

1

Thảm BTN đường Nguyễn Lương Bằng

8.945

8.401

 

94

2

Trường MG Trường Hòa

11.350

10.985

 

97

3

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Thành

10.000

7.401

 

74

4

Hệ thống thoát nước và vĩa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1) 

12.000

11.859

 

99

XXXI

BQL DA ĐTXD huyện Trảng Bàng

44.800

29.269

0

65

 

Chuẩn bị đầu tư

1.300

0

0

0

1

Đường N8 từ ngã ba Cây Khế đến đường 787 

1.300

0

 

0

 

Thực hiện dự án

43.500

29.269

0

67

1

Nâng cấp trung tâm y tế huyện Trảng Bàng

13.500

10.784

 

80

2

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Trảng Bàng (Hạng mục: Hàng rào)

5.000

4.291

 

86

3

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1

25.000

14.194

 

57

XXXII

BQL DA ĐTXD huyện Gò Dầu

32.201

25.774

0

80

 

Chuẩn bị đầu tư

1.800

0

0

0

1

Láng nhựa đường Cẩm An Láng Cát

900

0

 

0

2

Bờ kè QL22B (đoạn từ Cầu Rạch Sơn đến Cầu Rạch Nho)

900

0

 

0

 

Thực hiện dự án

30.401

25.774

0

85

1

Bê tông nhựa đường ngã tư Bến Sắn

3.018

2.530

 

84

2

Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã  Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thanh

15.383

13.360

 

87

3

Nâng cấp mở rộng khu di tích Căn cứ Lõm 

12.000

9.883

 

82

XXXIII

BQL DA ĐTXD huyện Tân Biên

5.500

5.100

0

93

 

Thực hiện dự án

5.500

5.100

0

93

1

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tân Biên

400

0

 

0

2

Làm đường và đặt cống tiêu vào kênh TT3, TT3.2

5.100

5.100

 

100

XXXIV

BQL DA ĐTXD huyện Tân Châu

6.000

5.000

0

83

 

Chuẩn bị đầu tư

1.000

0

0

0

1

Đường ĐH.803 – Tân Hòa (lộ 244)

1.000

0

 

0

 

Thực hiện dự án

5.000

5.000

0

100

1

Xây dựng khu trung tâm văn hóa huyện Tân Châu

5.000

5.000

 

100

XXXV

BQL DA ĐTXD huyện Châu Thành 

2.350

0

0

0

 

Chuẩn bị đầu tư

2.350

0

0

0

1

Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4

1.800

0

 

0

2

Dự án nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành

200

0

 

0

3

Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, sân vận động 5,000 chỗ ngồi có đường pic, có mái che, hồ bơi, khu vui chơi

350

0

 

0

XXXVI

BQL DA ĐTXD Thành phố

1.850

0

0

0

 

Chuẩn bị đầu tư

1.850

0

0

0

1

Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát

1.500

0

 

0

2

Đình Hiệp Ninh

350

0

 

0

XXXVII

Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc

262

0

0

0

 

Thực hiện dự án

262

0

0

0

 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc

262

0

 

0

XXXIII

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

327

0

0

0

 

Thực hiện dự án

327

0

0

0

 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

327

0

 

0

XXXIX

Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen

113

0

0

0

 

Thực hiện dự án

113

0

0

0

 

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Núi Bà

113

0

 

0

XXXX

Chưa phân khai

13.683

0

0

0

1

Phát triển và bảo vệ rừng bền vững

1.174

0

 

0

2

Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện (chưa phân khai)

12.509

0

 

0

A2

KẾ HOẠCH BỔ SUNG TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2019 SANG NĂM 2020

398.600

289.377

0

73

I

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

91.600

39.418

0

43

1

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

91.600

39.418

 

43

II

Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh

12.000

10.118

0

84

1

Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam

12.000

10.118

 

84

III

Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông Tây Ninh

265.000

239.841

0

91

1

Đường Đất Sét -Bến Củi

50.000

50.000

 

100

2

Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 -ĐT792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)

135.000

135.000

 

100

3

Làm đường ra biên giới xã Ninh điền

70.000

54.841

 

78

4

Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh

10.000

0

 

0

IV

Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên

30.000

0

0

0

1

Bờ kè chống sạt lỏ suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên

30.000

0

 

0

A3

VỐN KÉO DÀI 2019 SANG 2020

122.085

96.264

0

79

I

Sở Y tế

27.144

16.124

0

59

1

Triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

26.930

16.000

 

59

2

Hệ thống y học từ xa Telemedicine

214

124

 

58

II

Tỉnh đoàn Tây Ninh

126

126

0

100

1

Hệ thống điều hòa không khí và chữa cháy tự động - Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi

126

126

 

100

III

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

522

522

0

100

1

Đo đạc, phân lô, cắm mốc đất sản xuất phía Bắc tỉnh lộ 792 khu Dân cư Chàng Riệc-Hạng mục: đo đạc lập trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, phân lô cắm mốc ranh đất

522

522

 

100

IV

BQLDA ĐTXD Giao thông

79.174

74.568

0

94

1

Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B)

83

83

 

100

2

Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân

306

306

 

100

3

Đường Hoàng Lê Kha  (đoạn từ CMT8 đến đường Bời Lời)

100

0

 

0

4

Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2

1.856

1.856

 

100

5

Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)

3.029

28

 

1

6

Đường Đất Sét -Bến Củi

66.875

66.875

 

100

7

DA ĐT.790 nối dài đoạn từ đường Khedol Suối Đá đến đường Bàu Hồ -Bàu Vuông -Cống số 3 (tăng thu SXKT 2017 sang 2019-Phân khai 2019)

3.091

1.587

 

51

8

Đường huyện 12 xã  Biên Giới huyện Châu Thành (tăng thu SXKT 2017 sang 2019-Phân khai 2019)

3.824

3.824

 

100

9

Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh điền, Châu Thành

9

9

 

100

V

Ban Quản lý Khu rừng
 phòng hộ Dầu Tiếng 

3.686

0

0

0

 

Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

3.686

0

 

0

VI

Ban quản lý Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc

1.079

0

0

0

 

Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc

1.079

0

 

0

VII

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

431

0

0

0

 

Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

431

0

 

0

VIII

Sở Tài nguyên & Môi trường 

355

355

0

100

 

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG)

355

355

 

100

IX

Sở Kế hoạch và Đầu tư

66

66

0

100

1

Lập quy hoạch tỉnh TN thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050

66

66

 

100

X

Chi cục Kiểm lâm

5.000

0

0

0

1

Nâng cao năng lực PCCR tỉnh TN giai đoạn 2016-2020 (nguồn DP NSTW 2019 hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện dự án cấp bách về PCCC và BVR năm 2019

5.000

0

 

0

XI

Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu

4.477

4.477

0

100

1

Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã  Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh (CBĐT+THDA)

1.590

1.590

 

100

2

Nâng cấp, mở rộng Đường Liên xã  Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh (giảm CBĐT, sử dụng đất:7.763tr)

2.887

2.887

 

100

XII

Ban QLDA ĐTXD Tân Biên

26

26

0

100

1

Làm đường và đặt cống tiêu vào kênh TT3, TT3.2

26

26

 

100

B

HUYỆN QUẢN LÝ (B1+B2+B3)

2.204.199

1.628.162

0

74

B1

KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2020

2.098.940

1.547.754

0

74

B2

VỐN KÉO DÀI 2019 SANG 2020

40.977

30.352

0

74

B3

VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO

64.282

50.056

0

78

 